# Plan — xiangqin

最后更新：2026-04-23

## 🎯 对齐的目标

- [O3-envelope-business-loop](../objectives/O3-envelope-business-loop.md) — 虚拟信封商业闭环（首要）
- [O4-production-ready](../objectives/O4-production-ready.md) — 生产就绪 roadmap
- [O5-reliability-by-design](../objectives/O5-reliability-by-design.md) ✅ 已完成

## 🚦 当前阶段

**M1-M4 工程基座已完成**（0.1/0.2/0.3/0.4 逐版本上线，M4 信封系统上 0.4.5 live）+ **M5 可靠性落地** → **M6 商业闭环（v0.5.0 目标：支付宝 + 照片）**。

## 🏁 已完成里程碑（archive）

- [x] [M1-scaffold](./archive/M1-scaffold.md) ✅ 2026-04-22（epsilon provision + FastAPI + systemd）
- [x] [M2-core-flow](./archive/M2-core-flow.md) ✅ 2026-04-22（注册 / profile / query / 付费曝光）
- [x] [M3-backup-smoke](./archive/M3-backup-smoke.md) ✅ 2026-04-22（OSS 备份 + restore 演练）
- [x] [M4-sell-first-user](./archive/M4-sell-first-user.md) —— **内容发生大变**（原定"1 对 1 访谈"，2026-04-22 ADR 改"skill 发布 + 视频"，2026-04-23 最终 pivot 到"虚拟信封商业模式"）。原文件留档

## 📋 当前里程碑（active）

- [ ] [M5-reliability-infra](./M5-reliability-infra.md) ✅ **2026-04-23 已落地**（O5 完成，chaos engineering M1-M6 + metrics 上线）
- [ ] [M6-business-payment](./M6-business-payment.md) — 🆕 **doing** v0.5.0 目标：支付宝真付 + 照片上传 → 商业闭环可用
- [ ] [M7-compliance](./M7-compliance.md) — 🆕 **planned** v0.6.0 目标：实名 + 数据生命周期 + 法律文档 → 可对外公开
- [ ] [M8-ops-basics](./M8-ops-basics.md) — 🆕 **planned** v0.7.0 目标：微信支付 + 举报 + 封号 + admin → 运营基础

## 🛣️ 下一步（最多 3 个）

1. **真付接入**（issue #013 支付宝，git 历史有旧代码可恢复）→ 解锁 O3.KR3.2 + O4.KR4.5
2. **照片上传**（issue #015）→ 解锁相亲场景必需品，O4.KR4.7
3. **招第一批真用户**（渠道未定）→ 解锁 O3.KR3.3/3.4/3.5

## 📦 Backlog

见 [backlog.md](./backlog.md)。

## 归档

见 [archive/](archive/index.md)。M1-M4 已归档（工程基座完成 + M4 pivot）。
